
\begin{center}


\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|X|X|}

\hline 
\textbf{Kezdet} & \textbf{Időtartam} & \textbf{Résztvevők} & \textbf{Leírás} \\
\hline
2010. 02. 22. 17:00 & 1,5 óra & Szabó & Adminisztratív teendők. \\
\hline
2010. 02. 22. 14:00 & 4 óra & Szelei, Metzing, Ujhelyi & Modellalkotás - kezdeti
statikus objektummodell kialakításában részvétel. \\
\hline
2010. 02. 23. 22:00 & 7,5 óra & Szelei & Modell kialakítása, első
osztálydiagram elkészítése, 3.1 dokumentum első verziójának elkészítése, 3.2
dokumentum elkezdése, további dokumentumok sablonjainak előkészítése \\
\hline
2010. 02. 24. 12:00 & 4 óra & Szelei, Metzing, Ujhelyi & Modellalkotás -
Kialakult modell finomítása, részletek kidolgozása. \\
\hline
2010. 02. 24. 22:30 & 4,5 óra & Metzing & Szekvencia diagramok készítése \\
\hline
2010. 02. 24. 23:00 & 5,0 óra & Ujhelyi & Osztályok leírásának folytatása. \\
\hline
2010. 02. 24. 22:30 & 1 óra & Szabó & Állapot diagramok készítése \\
\hline
2010. 02. 25. 05:00 & 3,5 óra & Szelei & Ábrák konvertálása, beillesztése,
végleges dokumentum összeállítása \\
\hline
\end{tabularx}

\end{center}
